## Dunakömlőd Béke Onu

Feladat megnevezése:

Mennyiség:

Nevek:

Dátum:

Megjegyzes:

## HFC Dunakömlőd Béke |
|||||
---|---|---|---|---|---|

Onu | Feladat megnevezése | Mennyiség | Nevek | Dátum | Megjegyzés |

Béke Onu | Node szekrény átszerelés | 1 | Pityu | 2020-07-23 | |

Béke Onu | Távtábláló trafó szerelés | 2 | Pityu | 2020-07-23 | |

Béke Onu | Tábfeladó szerelése | 3 | Pityu | 2020-07-23 | |

Béke Onu | Passzív elemek szerelése oszlopsoron | 2 | Pityu | 2020-07-23 | |

Béke Onu | Node szintezés | 1 | Pityu,ricsi,fecó | 2020-07-27 | |

Béke Onu | Passzív elemek szerelése oszlopsoron | 19 | Pityu,ricsi,fecó | 2020-07-27 | |

Béke Onu | Vonalerősítő szerelése oszlopsoron | 3 | Pityu,ricsi,fecó | 2020-07-27 | |

Béke Onu | Távtábláló trafó szerelés | 1 | Pityu,ricsi,fecó | 2020-07-27 | |

Béke Onu | Tábfeladó szerelése | 1 | Pityu,ricsi,fecó | 2020-07-27 | |

Béke Onu | Vonalerősítő előre- és visszirányú mérése | 3 | Pityu,ricsi,fecó | 2020-07-27 | |

Béke Onu | Kismegszakító csere, földelés, csőfelállás rögzítése (2 óra) | 2 | Pityu,ricsi,fecó | 2020-07-27 | Szétégve |

Béke Onu | Kábel bontása | 890 | Pityu,ricsi,fecó | 2020-07-27 | |

Béke Onu | Aktív elemek bontása | 3 | Pityu,ricsi,fecó | 2020-07-27 | |

Béke Onu | Vonalerősítő szerelése oszlopsoron | 5 | Pityu,ricsi,fecó | 2020-07-28 | |

Béke Onu | Passzív elemek szerelése oszlopsoron | 26 | Pityu,ricsi,fecó | 2020-07-28 | |

Béke Onu | Vonalerősítő előre- és visszirányú mérése | 5 | Pityu,ricsi,fecó | 2020-07-28 | |

Béke Onu | Aktív elemek bontása | 3 | Pityu,ricsi,fecó | 2020-07-28 | |

Béke Onu | Kismegszakító csere, földelés, csőfelállás rögzítése (2 óra) | 1 | Pityu,ricsi,fecó | 2020-07-28 | |

Béke Onu | Kábel bontása | 1022 | Pityu,ricsi,fecó | 2020-07-28 | |

Béke Onu | 540-es QR kábel építése oszlopsoron 150m feletti | 934 m | Ricsi, Pityu, Ákos, Fecó | 2020-07-20 | 2020. 07. 21 |

Béke Onu | Vonalerősítő szerelése oszlopsoron | 4 | Pityu,ricsi,fecó | 2020-07-29 | |

Béke Onu | Vonalerősítő előre- és visszirányú mérése | 4 | Pityu,ricsi,fecó | 2020-07-29 | |

Béke Onu | Aktív elemek bontása | 2 | Pityu,ricsi,fecó | 2020-07-29 | |

Béke Onu | Passzív elemek bontása | 7 | Pityu,ricsi,fecó | 2020-07-29 | |

Béke Onu | Passzív elemek szerelése oszlopsoron | 31 | Pityu,ricsi,fecó | 2020-07-29 | |

Béke Onu | Kábel bontása | 1128 | Pityu,ricsi,fecó | 2020-07-29 | |

Béke Onu | Vonalerősítő szerelése oszlopsoron | 1 | Pityu,ricsi,fecó | 2020-07-30 | |

Béke Onu | Vonalerősítő előre- és visszirányú mérése | 1 | Pityu,ricsi,fecó | 2020-07-30 | |

Béke Onu | Passzív elemek szerelése oszlopsoron | 9 | Pityu,ricsi,fecó | 2020-07-30 | |

Béke Onu | Kábel bontása | 511 | Pityu,ricsi,fecó | 2020-07-30 |